Title: Explain aspects of project coordination and contract administration.
Course: Interior Design II (19263-II) > Section: Examining Professional Practices

Explanation includes

- construction timeline
- communication among members of the project team
- application of the design contract.

Process/Skill Questions:

Thinking

- Why is a construction timeline important?
- What happens when deadlines on the timeline are not met?
- What are some characteristics of proper construction etiquette?

Communication

- What are some communication methods that can be used to keep all members of a project team informed? (e.g., email, Google Docs, conference calls)
- Why is communication important among all team members on a job site?
- Why are communication plans important?

Leadership

- Who oversees a construction site?
- What leadership qualities are necessary for each member of a construction team?
- What leadership skills are required to negotiate, support and manage effective contracts?

Management

- What project-management structure can be used to ensure that effective methods for planning, communicating, and decision making are in place?
- What are the essential elements of a design contract that apply to project coordination?
- What are strategies for managing uncooperative project team members? Ineffective project team members?