Title: Summarize preconstruction activities for construction systems.
Course: Construction Technology (17002-36) > Section: Exploring Preconstruction

Summary should include activities such as

- site identification
- surveying
- utility access plan
- permitting process
- adherence to zoning regulations
- facility design
- plans for bidding
- budgeting
- contracting
- landscape design
- environmental constraints.

Process/Skill Questions:

- How do form, function, and cost affect the final structure?
- What is a construction loan?
- What is the responsibility of a zoning commission?