Title: Create a construction budget.
Course: Architectural Drawing and Design (21103-18) > Section: Exploring Architectural Design Foundations

Creation should include the following components:

- Hard cost (e.g., time and materials including framing, roof, interior details)
- Soft cost (e.g., permits and architectural fees)
- Contingencies (e.g., design and construction)

Process/Skill Questions:

- What construction methods and material use can help reduce the costs of building?
- What are the benefits of obtaining bids from several contractors?
- What materials may be needed for a building project?
- How does material vary in grade, quality, and cost?