Title: Apply project management in scheduling and completing tasks.
Course: Business Management (12052-18) > Section: Conducting Business Operations

Application should include

- generating a list of tasks to be accomplished
- determining priorities
- choosing between Waterfall and Agile methodologies
- establishing timelines
- delegating responsibility for task completion
- following up to check on the status/progress of tasks
- assisting team members with resource needs
- anticipating/handling obstacles to productivity
- producing and evaluating deliverables
- using charts
  - schedule
  - Gantt
  - milestone
  - other specialized charts
- project closure.